Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Cuối tháng 10-2016 sẽ thi công đường Trần Hưng Đạo nối dài 

BP - Ngày 10-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì họp nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương và đường Trần Hưng Đạo nối dài; đầu tư xây dựng vỉa hè, cây xanh thuộc gói thầu số 3, quốc lộ 14 đoạn qua nội ô thị xã Đồng Xoài.
Theo báo cáo của Công ty cổ phần BOT Đồng Phú - Bình Dương, đến nay Dự án đường Đồng Phú - Bình Dương đã hoàn thành giao mốc tuyến, ranh giới giải phóng mặt bằng. UBND huyện Đồng Phú đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án... Công ty đã tổ chức hội nghị cổ đông bàn phương hướng góp vốn đầu tư và đại diện chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh cho góp vốn thành 3 giai đoạn để thực hiện dự án...

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh nhấn mạnh: Trên tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các đơn vị liên quan đẩy mạnh xúc tiến hoàn thiện các cơ sở pháp lý còn vướng mắc của dự án. Các cổ đông góp vốn đầu tư phải đúng theo thủ tục, trình tự pháp lý. Chủ đầu tư chủ động triển khai hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, định canh nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đối với Dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn thuộc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng, chuyển giao), đến nay đơn vị đầu tư chưa có bảo lãnh dự thầu của ngân hàng. Đại diện Công ty cổ phần sản xuất - xây dựng, thương mại và nông nghiệp Hải Vương cam kết sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý trước ngày 20-10-2016, đồng thời thi công ngay đoạn đã có mặt bằng (từ đường Trần Phú đến đường Hai Bà Trưng), đoạn hơn 700m còn lại sẽ triển khai khi giải tỏa mặt bằng xong. Lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài cho biết đến nay đã kiểm kê xong 228/308 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài. Các thủ tục về hỗ trợ, bồi thường để giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn chỉnh, chờ kinh phí từ nhà đầu tư để triển khai thực hiện...

Đại diện Sở Xây dựng (chủ đầu tư dự án khu dân cư Phú Thịnh, thuộc phường Tân Phú, dự kiến sẽ bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng của Dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài), cho biết: Đến nay đã thực hiện xong các gói thầu san lấp mặt bằng, cấp và thoát nước, vỉa hè, đường bê tông nhựa nóng. Gói thầu điện sinh hoạt, chiếu sáng đang thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2016, riêng lát vỉa hè mới bắt đầu thi công, dự kiến cuối tháng 11-2016 sẽ xong.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chỉ đạo: Dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài được khởi công đã lâu, nhưng phải thay đổi chủ đầu tư nên chậm triển khai thi công. Các đơn vị liên quan và Công ty cổ phần sản xuất - xây dựng, thương mại và nông nghiệp Hải Vương sớm hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng trước ngày 20-10 và triển khai thi công ngay. Các đơn vị liên quan, UBND thị xã Đồng Xoài và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện dự án hiệu quả nhất, đúng tiến độ chào mừng 20 năm Ngày tái lập tỉnh...

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch Huỳnh Anh Minh cũng thông báo chủ trương của Bộ Giao thông - Vận tải cho tỉnh được đầu tư xây dựng vỉa hè, cây xanh thuộc gói thầu số 3, quốc lộ 14 đoạn qua nội ô thị xã Đồng Xoài bằng vốn của Trung ương; đồng thời chỉ đạo UBND thị xã Đồng Xoài xúc tiến các thủ tục pháp lý để nhà thầu tổ chức thi công và phải xong trước ngày kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.
Thanh Mảng
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây