Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Triển khai cắm mốc ngoài thực địa dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đi qua Đồng Xoài

(CTTĐTBP) - Từ sáng 03/3/2025, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước - đơn vị chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) cùng đơn vị đo đạc bản đồ đã tiến hành đo đạc, cắm mốc ngoài thực địa đối với diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án này, đoạn qua xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài.
Trước đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp với UBND xã Tân Thành thông báo rộng rãi việc triển khai cắm mốc đến các ấp và các tổ chức, cá nhân hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này. 
a0605
 Người dân xã Tiến Hưng cung cấp thông tin cho cán bộ đo đạc, cắm mốc
Theo đó, dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (dự án) đoạn đi qua xã Tân Thành có chiều dài 4,8 km, phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng là 75m. Qua khảo sát, thống kê, xã Tân Thành có 99 thửa đất thuộc địa bàn Ấp 7 và Ấp 8 của 46 tổ chức, cá  nhân, hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, với tổng diện tích khoảng 363.000 m2, tương đương 36,3 ha. 

Trước khi tổ chức đo đạc, cắm mốc tại địa bàn xã Tân Thành, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và đơn vị đo đạc, cùng UBND xã Tiến Hưng đã triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc đối với diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án đoạn đi qua xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. 

Tại xã Tiến Hưng, tổng chiều dài tuyến đường cao tốc đoạn đi qua địa bàn xã là 969.000 m2, tương đương 96,9 ha thuộc địa bàn các Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4 và Ấp 6. Có 484 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đất ở, nhà ở, đất sản xuất thuộc phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Trong đó, có 124 hộ có nhà ở, công trình phải kiểm đếm giải tỏa, bồi thường và di dời. 

Đến thời điểm hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và đơn vị đo đạc cũng đã hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc đối với 0,88km chiều dài và diện tích 6,6 ha của 5 hộ dân thuộc dự án đoạn đi qua phường Tân Xuân. 

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh việc do đạc, cắm mốc đối với dự án đoạn đi qua thành phố Đồng Xoài sẽ được thực hiện xong trước ngày 10/3/2025. 

Dự án đoạn đi qua thành phố Đồng Xoài có chiều dài khoảng 18,58 km, có 139,8 ha đất thuộc 656 thửa đất của 530 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng lộ giới 75m (chưa tính đường gom). Trong đó, có 124 hộ có nhà ở, đất ở bị ảnh hưởng./.

Tác giả: Nhật Phong

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây