Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư các dự án lưới điện

(CTTĐTBP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi sáng 15/9 đã chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), Công ty Điện lực Bình Phước để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về việc đầu tư lưới, trạm điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cùng dự buổi làm việc còn có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

 
Toàn cảnh buổi làm việc
Theo báo cáo của EVN SPC, lưới điện tỉnh Bình Phước được cung cấp từ hệ thống điện quốc gia qua 2 trạm biến áp 220/110kV là Bình Long 2, Tây Ninh 2 và các nhà máy thủy điện 110kV Thác Mơ, Cần Đơn, Sork Phú Miêng. Hiện nay, Công ty Điện lực Bình Phước đang quản lý vận hành 473,36km đường dây 110kV và 11 trạm biến áp 110/22kV với tổng dung lượng 752MVA.
 
Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam Đoàn Đức Hưng nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án điện
Năm 2023, lưới điện 110kV hiện hữu vẫn đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng điện năm 2022 là 10,34% và các tháng đầu năm 2023 là 6,25%, trong khi các công trình lưới điện 110kV đang đầu tư hiện vẫn không tiến triển thì việc cấp điện cho tỉnh Bình Phước trong những năm tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể phải cắt điện luân phiên.
 
 
 
 
 
 
 
Lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành, địa phương trao đổi, làm rõ hơn quá trình giải quyết vướng mắc và những khó khăn tồn tại cần tháo gỡ
Liên quan đến vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều dự án công trình lưới điện 110kV đến nay vẫn chưa bàn giao được mặt bằng. Bên cạnh đó, thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài, thông thường từ khi giao thực hiện đầu tư đến khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi mất khoảng 1,5 năm nhưng trên thực tế, một số dự án địa phương điều chỉnh lại hướng tuyến nên phải lập và trình duyệt lại báo cáo dẫn đến thời gian tăng lên 2 đến 3 năm. Thời gian thực hiện kéo dài làm tăng chi phí tài chính của các dự án mà EVN SPC phải gánh chịu…

EVN SPC kiến nghị, đối với các công trình mà địa phương yêu cầu điều chỉnh hướng tuyến, khi EVN SPC thực hiện điều chỉnh, báo cáo nghiên cứu khả thi không cần làm lại thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư. Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; địa phương hạn chế điều chỉnh hướng tuyến sau khi UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi phát biểu tại buổi làm việc
Sau khi nghe các đơn vị, sở, ngành, địa phương trao đổi, làm rõ hơn quá trình giải quyết vướng mắc và những khó khăn tồn tại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đã chỉ đạo cụ thể các sở ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổ công tác kiểm tra thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư lưới điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên trên địa bàn tỉnh Bình Phước tiếp tục theo dõi, giám sát và có báo cáo gửi UBND tỉnh. Đối với những kiến nghị của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo nhằm sớm khởi công các dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới./.

​​​​​​​
Link:https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/148573/binh-phuoc-thao-go-vuong-mac-trong-dau-tu-cac-du-an-luoi-dien

Tác giả: Theo Đài PT-TH&Báo Bình Phước

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây