Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Phấn đấu kết thúc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4

(CTTĐTBP) - Sáng 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ và các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, với tinh thần càng nhanh càng tốt, các địa phương đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở trước khi đưa vào sử dụng theo tiến độ kế hoạch. Kết quả, toàn tỉnh khởi công xây dựng và sửa chữa 448/797 căn (trong đó 342/631 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 106/166 căn nhà cho người có công). Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: tăng, giảm hoặc chuyển nhóm đối tượng được thụ hưởng sau khi rà soát lại, bên cạnh đó có 58 đối tượng nằm trong diện đất xâm canh, lấn chiếm cần có giải pháp phù hợp để thực hiện.
ad0bc679f066231d919f6cd9302ef6dd 11133927032025
Các đại biểu tham dự cuộc họp
Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương bên cạnh việc báo tiến độ, các khó khăn, vướng mắc cũng đã thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành vượt kế hoạch về thời gian.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh biểu dương nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực) đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng thích ứng thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi được tổ chức, sắp xếp lại. Đồng thời cảm ơn sự đồng hành của Ủy ban MTTQVN tỉnh với UBND tỉnh trong triển khai thực hiện chương trình.
68f247e89a890c9546e15634711f3059 10350027032025
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu thời gian kết thúc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh là ngày 30/4
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đồng ý đề xuất của Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh về thay đổi Kế hoạch số 04 ngày 22/1/2025 sau khi các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng; đồng ý phương án xây dựng nhà tiền chế đối với 58 hộ thuộc đất xâm canh, lấn chiếm với những điều kiện cam kết rõ ràng, chặt chẽ. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian kết thúc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh là ngày 30/4/2025 (trước đây là ngày 30/6) để người dân sớm có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao tính nhân văn của chương trình./.

Theo Đài PT-TH và Báo Bình Phước
https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/170781/phan-dau-ket-thuc-chuong-trinh-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-truoc-ngay-30-4
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây