Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Gắn trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công với công tác thi đua, khen thưởng và trách nhiệm người đứng đầu

(CTTĐTBP) - Sáng 21/6, Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 các dự án quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc (Tổ công tác liên ngành số 3) do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Trần Duy Đông làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh làm việc với đoàn.

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Tổ công tác liên ngành số 3 tại Bình Phước


Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Bình Phước đã giao là 5.516,541 tỷ đồng. Kết quả giải ngân 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đạt thấp 18,8%, thấp hơn 5,6 điểm % so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 là 24,4%). Ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Huyện Bù Đốp đạt 46,3%; huyện Phú Riềng đạt 40,2%; huyện Đồng Phú đạt 34,6%; Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đạt 32,3%, còn lại các đơn vị khác giải ngân còn thấp. Đáng lưu ý, tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp của huyện, thị xã, thành phố đạt thấp, chỉ 20,9%.

Nguyên nhân khách quan là do thị trường bất động sản trầm lắng, công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án từ nguồn vốn này. Nguyên nhân chủ quan là do các dự án khởi công mới năm 2024 còn chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư (đến nay còn 2/9 dự án khởi công mới chưa phê duyệt) và một số dự án còn vướng công tác giải phóng mặt bằng.

 

img 7896 14234121062024
Giám đốc Sở KH- ĐT tỉnh Bình Phước Võ Sá thông qua báo cáo tại buổi làm việc 

Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc, công tác chuẩn bị đầu tư 2 dự án cao tốc được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13-5-2024, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 15-7-2024 để báo cáo Bộ KH-ĐT tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho dự án từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022. Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đã trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư.

Tại buổi làm việc, Bình Phước đã kiến nghị với Tổ công tác liên ngành số 3 một số nội dung liên quan đến Luật đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia; quy hoạch và khu vực dự trữ bô xít trên địa bàn tỉnh.
 

img 7903 14240021062024
img 7911 14240621062024

 

img 7917 14241221062024
Các thành viên Tổ công tác liên ngành số 3 phát biểu tại buổi làm việc 


 

img 7935 14245721062024
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh phát biểu tại buổi làm việc với Tổ công tác liên ngành số 3


Phát biểu tại buổi làm việc tại Bình Phước, Thứ trưởng Bộ KH- ĐT Trần Duy Đông, tổ trưởng Tổ công tác liên ngành số 3 đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Thứ trưởng cũng đánh giá cao tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Bình Phước trong việc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng tình với các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Duy Đông đề nghị Bình Phước rà soát lại các dự án còn vướng mắc; gắn trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công với công tác thi đua - khen thưởng và trách nhiệm người đứng đầu. Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Duy Đông ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, đồng thời sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét tham mưu cho Chính phủ theo thẩm quyền.

 

73983 z5559480375052 d034796930a3cebaa570ab19a1b5d4a5 12224321 14251121062024
Tổ công tác liên ngành số 3 và các sở, ngành của tỉnh kiểm tra thực địa một số dự án tại Bình Phước 


Trước đó, Tổ công tác liên ngành số 3 đã cùng các sở, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế hình hình thực hiện dự án tại một số địa phương trong tỉnh./.
 

 Theo Đài PT-TH và Báo Bình Phước
 

Link:https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/159099/gan-trach-nhiem-giai-ngan-von-dau-tu-cong-voi-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-va-trach-nhiem-nguoi-dung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây