Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06 năm 2025

(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1564/UBND-NC ngày 10/4/2025 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 năm 2025.
Theo báo cáo, tính đến hết ngày 28/3/2025 có 22/37 đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Đề án 06 năm 2025; 20/37 đơn vị, địa phương ban hành văn bản triển khai tổ chức thực hiện đợt cao điểm 90 ngày, đêm hỗ trợ người dân tích hợp thông tin giấy tờ trên VNelD. Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương còn lại khẩn trương ban hành văn bản triển khai thực hiện và gửi hồ sơ về Công an tỉnh - Cơ quan thường trực trước ngày 15/4/2025 để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Hiện chỉ có Sở Tư pháp, UBND thị xã Phước Long đã triển khai cán bộ, công chức đơn vị thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ công dân tích hợp thông tin giấy tờ trên VNelD và cập nhật kết quả thực hiện trên phần mềm theo Công văn 740/CAT-PV01 ngày 11/3/2025 của Công an tỉnh hướng dẫn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương còn lại khẩn trương triển khai và thường xuyên cập nhật báo cáo kết quả trên hệ thống để phục vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cũng như làm cơ sở phục vụ xét khen thưởng các tập thể, cá nhân sau khi kết thúc đợt cao điểm.

Khẩn trương phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ điều chỉnh các quy trình nghiệp vụ trên hệ thống cổng dịch vụ công tỉnh, cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên VNelD, không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, phải sao y, công chứng; hoàn thành trước 15/4/2025. Kết quả phải thể hiện thông qua các hệ thống đã được điều chỉnh, cập nhật danh mục các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo đạt tỷ lệ 100% các TTHC được rà soát.

Thực hiện rà soát 100% các TTHC triển khai DVC trực tuyến toàn trình, đồng thời cắt giảm, xóa bỏ các TTHC không cần thiết; chuyển trạng thái cung cấp dịch vụ công từ “xin - cho” sang “chủ động”, phục vụ người dân, doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính; hoàn thành trong tháng 4/2025.

Đồng thời, đối chiếu danh mục 154 TTHC có yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 khi đã triển khai trên VNelD để sửa đổi các quy trình nghiệp vụ, không yêu cầu người dân xuất trình phiếu Lý lịch tư pháp giấy; thông báo rộng rãi tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh về việc sử dụng phiếu Lý lịch tư pháp điện tử có giá trị tương đương với bản giấy, không yêu cầu công dân xuất trình bản giấy.

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch ứng dụng dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai đã được số hóa để cắt giảm thành phần hồ sơ trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 15/4/2025. Triển khai các giải pháp kết nối CSDL dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai với hệ thống CSDLQG về DC phục vụ đối khớp, làm sạch dữ liệu. Giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu triển khai thực hiện, hoàn thành trước 30/6/2025.

Thực hiện triển khai kết nối các API giữa hệ thống các ngành, triển khai thí điểm liên thông giải quyết TTHC về đất đai giữa cơ quan Công chứng - Văn phòng đăng ký đất đai - Thuế để cắt giảm giấy tờ và thực hiện nộp thuế; hoàn thành trước 30/6/2025.

Giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu hồ sơ Nghị quyết về chính sách thu phí “không đồng” đối với các TTHC trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2025; phối hợp Công an tỉnh tiếp tục triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký định danh điện tử tổ chức trên tài khoản VNelD của chủ sở hữu, người đại diện hợp pháp doanh nghiệp, hợp tác xã; hoàn thành trước tháng 7/2025.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Cục C06 Bộ Công an hoàn thành kết nối hệ thống IOC, trục LGSP, ứng dụng Bình Phước Today của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông tin, phân tích dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách tại địa phương; hoàn thành trước 15/4/2025.

Sở Nội vụ triển khai kiểm tra các hồ sơ liệt sĩ đang quản lý, tổ chức rà soát, thu thập thông tin thân nhân liệt sĩ và vận động các thân nhân, dòng họ ngoại của liệt sĩ đăng ký thu nhận mẫu ADN để kết nối với Ngân hàng Gen (ADN), Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hoàn thành trong tháng 4/2025. Công an tỉnh triển khai cập nhật dữ liệu thân nhân liệt sĩ trên hệ thống CSDLQG về DC, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả về Cục C06 Bộ Công an để đăng ký lịch thu nhận mẫu ADN; hoàn thành trong tháng 6/2025.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai rà soát các tuyến đường, đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh theo dãy số tự nhiên từ nhỏ đến lớn, số lẻ bên trái, số chẵn bên phải theo từng tuyến đường, ngõ, hẻm từ hướng Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc theo Thông tư số 08/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng; bảo đảm tích hợp, kết nối chia sẻ với CSDLQG về DC, CSDL đất đai, CSDL khác có liên quan khi có yêu cầu; hoàn thành trước tháng 6/2025.

Triển khai đăng ký chữ ký số cho giáo viên, tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ, giáo viên Tiểu học, THCS, THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng dữ liệu học sinh, học bạ số điện tử từ lớp 1 đến lớp 12 phục vụ làm chủ dữ liệu nguồn nhân lực; hoàn thành trong tháng 6/2025. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp UBND các cấp thực hiện.

Khẩn trương nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là các hệ thống quản lý thông tin bệnh viện, quản lý xét nghiệm; tập trung tích hợp các hệ thống phần mềm ngành y tế kết nối đồng bộ với nhau, nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ tổ chức thí điểm triển khai tạo lập, ghi chép hồ sơ bệnh án bằng phần mềm bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh; kết nối, liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh với các bệnh viện tuyến Trung ương; hoàn thành trong tháng 9/2025. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính thực hiện; triển khai làm sạch dữ liệu đối với 100% đối tượng hưởng chế độ an sinh xã hội ngoài cộng đồng; hoàn thành trong tháng 4/2025./.

Tác giả: Thanh Tâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây