Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Cần tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà thi đấu đa năng tỉnh

(CTTĐTBP) - Chiều ngày 27/6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tiến độ thi công công trình xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến nay, khối lượng thực hiện phần vách bao che, lam trang trí công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh đạt 85%, các khâu hoàn thiện đang triển khai đồng loạt. Khối lượng mái, thiết bị âm thanh, ánh sáng, hệ thống điều hòa thông khí đạt 70%. Hiện tiến độ gia công lắp dựng vì kèo mái đã hoàn thiện, tiến độ lắp mái đạt 60% và dự kiến hoàn thành vào cuối tuần này. Các khán đài A, B, C và phần sảnh đã hoàn thiện phần thô.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì buổi làm việc

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm khuôn viên phía ngoài Nhà thi đấu đa năng với hệ thống đường bê tông lớn liên kết các khu chức năng ngoài trời như: sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, sân cầu lông, hoa viên cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng tổng thể bên ngoài nhà thi đấu, hệ thống cấp thoát nước toàn khu… cũng đang được gấp rút tiến hành. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và nhà thầu cam kết chậm nhất ngày 10/8 sẽ hoàn thiện và bàn giao công trình.

Lãnh đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ thi công công trình xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh

Tại buổi làm việc, các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã trao đổi, cho ý kiến đối với kiến nghị của nhà đầu tư xin điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình cũng như một số thay đổi về mặt thiết kế.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh khẳng định, công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh là thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng của tỉnh. Đặc biệt, ngay khi khánh thành, công trình sẽ được sử dụng cho hoạt động quan trọng đầu tiên là Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh vào tháng 9-2022. Về những vướng mắc hiện tại theo đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh liên quan đến việc điều chỉnh một số hạng mục, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương xem xét các vấn đề một cách toàn diện, cân nhắc đầy đủ các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả sử dụng, tính bền vững… để tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Các phần việc khác, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động đôn đốc nhà thầu triển khai từng hạng mục theo đúng thời gian quy định. Đồng thời yêu cầu Ban quản lý và nhà thầu tiếp tục phối hợp, có phương án phù hợp tăng cường nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện công trình theo cam kết ban đầu, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Khán đài đã hoàn thiện xong phần thô

Trước đó, thừa ủy quyền của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công công trình xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh. Qua đánh giá của đoàn, công trình đã hoàn thiện tương đối so với lần kiểm tra ngày 31/5 trước./.

Tác giả: Theo Đài PT-TH&Báo Bình Phước

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây