Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà thi đấu đa năng tỉnh

(CTTĐTBP) - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều 31/5, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung và đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đơn vị của tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh (tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh).

Dự án công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh được khởi công xây dựng từ ngày 21-7-2021 trên diện tích đất 4.540 m2, bao gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lửng và tầng 2. Số ghế ngồi khán giả 2.500 chỗ, công suất phục vụ vận động viên là 80 người. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến nay, khối lượng thực hiện phần vách bao che Nhà thi đấu đa năng đã đạt 90%, các công tác hoàn thiện đang được triển khai đồng loạt. Còn lại khối lượng mái, thiết bị âm thanh, ánh sáng, hệ thống điều hòa thông khí… đang triển khai song song với hạng mục xây lắp chính.
 
img 0960 17115131052022
img 0974 17121531052022
img 0993s 17122231052022
Đoàn kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục của công trình
Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm khuôn viên phía ngoài Nhà thi đấu đa năng và hệ thống đường bê tông lớn liên kết với các khu chức năng ngoài trời khác cũng đang được triển khai. Hiện nay, công tác gia công vì kèo mái đã hoàn tất, dự kiến công tác lắp dựng vì kèo sẽ hoàn thành vào ngày 15-6-2022. Khi thi công phần mái và phần vách bao che, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ triển khai đồng loạt các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà để đảm bảo tiến độ bàn giao công trình theo dự kiến.
 
img 0971s 17131531052022
Các công tác hoàn thiện công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh đang được triển khai song song với hạng mục xây lắp chính
img 1004 17135631052022
Diện mạo Nhà thi đấu đa năng tỉnh mới đang từng bước hình thành
Trong chiều 31/5, đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công các hạng mục của công trình. Theo đánh giá của đoàn, khối lượng phần thô đã thi công cơ bản. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đúng 15-6-2022 phải thi công xong phần mái; đẩy nhanh các phần việc để hoàn thành, bàn giao công trình theo kế hoạch. Quá trình thi công xây dựng cần đảm bảo an toàn lao động cũng như chất lượng công trình./.

Tác giả: Theo Đài PT-TH&Báo Bình Phước

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây