Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Tập trung thực hiện 2 dự án ở Lộc Ninh và Bù Đốp

(CTTĐTBP) - Ngày 13/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé và UBND thị xã Đồng Xoài để nghe báo cáo tiến độ thực hiện 3 dự án: đường Trần Hưng Đạo nối dài; trồng 2.000 ha cao su tại khu di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết (Lộc Ninh); đầu tư mua 903,65 ha cao su BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp.
 
Theo bà Huỳnh Thị Thùy Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé, dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài có tổng mức đầu tư 257 tỷ đồng. Khi dự án triển khai có 292 hộ và 7 doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Ban quản lý dự án đã thống kê được 231 hộ, số còn lại do vắng chủ, trong đó có 135 hộ có đất hoặc một phần đất nằm trong phạm vi giải tỏa lòng đường. Từ kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng đất, nhà cửa, công trình xây dựng của các hộ dân, thì tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ của dự án ước khoảng 120 tỷ đồng. Dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu do chưa được thẩm định, phê duyệt. Vì vậy, công ty không thể thực hiện các bước tiếp theo; đồng thời chưa có vốn để chuyển cho UBND thị xã Đồng Xoài chi trả đền bù.
 
Về dự án trồng 2.000 ha cao su phục vụ bảo tồn di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết, hiện cũng đang chậm tiến độ. Nguyên nhân do dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được thẩm định và phê duyệt. Kết quả kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng mới thực hiện được 1.000 ha, nên việc lập dự án đầu tư chưa hoàn thành.
 
Đối với dự án đầu tư mua 903,65 ha BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp, công ty đã nhận bàn giao vườn cây nhưng chưa nộp đủ tiền cho ngân sách nhà nước. Qua phân tích tài chính dự án, với giá mủ cao su như hiện nay, việc thực hiện dự án là không có khả năng thu hồi vốn. Tuy nhiên, công ty vẫn đề nghị UBND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện đầu tư dự án để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.
 
Sau nghi nghe báo cáo tiến độ thực hiện 3 dự án trên, Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm yêu cầu Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé tập trung thực hiện dự án đầu tư 2.000 ha cao su phục vụ bảo tồn di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết và dự án đầu tư mua 903,65 ha BT đường Lộc Tấn - Bù Đốp. Đối với đường Trần Hưng Đạo nối dài, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy tìm phương án khác để thực hiện./.
Nhật Phong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây