Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án cấp, thoát nước sử dụng vốn ODA tại thị xã Đồng Xoài

Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án cấp, thoát nước sử dụng vốn ODA tại thị xã Đồng Xoài
(CTTĐTBP) – Ngày 14/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng cùng đại diện các sở, ngành hữu quan đã có buổi làm việc với Ban chủ nhiệm dự án cấp thoát nước tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng thế giới (WB) và Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật (thuộc Cục hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng) nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các dự án cấp, thoát nước sử dụng vốn ODA tại thị xã Đồng Xoài.
 
Cả 2 dự án đều chậm cả về tiến độ thi công lẫn giải ngân nguồn vốn.
 
Theo báo cáo tại buổi làm việc, dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài có công suất 20.000 m3/ngày đêm, do Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước làm chủ đầu tư. Dự án sẽ đầu tư hệ thống cung cấp nước theo 2 trục đường chính là quốc lộ 14 và Phú Riềng Đỏ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2011 đến năm 2015, với tổng mức đầu tư hơn 16,6 triệu USD, khoảng hơn 323 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của WB chiếm 83,35 %, vốn đối ứng chiếm gần 17%.
 
Đối với dự án đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại thị xã Đồng Xoài, có công suất 10.000 m3/ngày đêm. Thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015, do Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 17,5 triệu USD, tương đương hơn 366 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của WB hơn 15 triệu USD, chiếm 86%; vốn đối ứng gần 2,5 triệu USD, chiếm 14% vốn đầu tư.
 
Đến nay, tiến độ thực hiện cả 2 dự án nói trên đều chậm cả về tiến độ thi công lẫn giải ngân nguồn vốn.
 
Sau khi nghe báo cáo của chủ nhiệm dự án, Phó Chủ tịch Phạm Văn Tòng cho rằng: Đây là các dự án được hỗ trợ vay vốn từ nguồn vốn ODA, nếu không triển khai kịp thời có thể bị rút vốn. Do đó, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng thẩm định nhanh để sớm đấu thầu và thi công các gói thầu còn lại. Đối với Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước, trong quá trình triển khai, nếu vướng mắc chỗ nào thì tháo gỡ chỗ đó, khó khăn có liên quan đến ngành nào thì trực tiếp làm việc với ngành đó để thúc đẩy dự án triển khai kịp tiến độ./.
 
Xuân Nguyên
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây