Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 13, 14

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 13, 14
(CTTĐTBP) - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi vừa chủ trì họp công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án quốc lộ 13, 14 trên địa bàn tỉnh.
 
Công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 13, 14 sắp về đích.
 
Theo Sở Giao thông vận tải, tính đến nay, tỉnh đã bàn giao 28,6 km mặt bằng quốc lộ 14 đoạn Cây Chanh - cầu 38 trên tổng chiều dài toàn tuyến 33,8 km cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và đã triển khai công tác kiểm đếm khối lượng đền bù.
 
Còn đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài, có chiều dài toàn tuyến 41,3 km, hiện đã bàn giao mặt bằng được 41,28km, đạt 99,9%; chưa bàn giao mặt bằng phần lề, mương thoát nước 176 m một bên tuyến và một số vị trí lưu thoát nước ngang, do phía chủ đầu tư mới bàn giao hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung.
 
Riêng đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến Chơn Thành, có chiều dài 30,6 km, hiện đã giải phóng mặt bằng được 29,8 km, đạt 97% và đã bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thực hiện thi công; còn lại 800 m chưa ban giao, do gặp vướng mắc các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện, viễn thông, cáp quang.
 
Đối với quốc lộ 13 đoạn qua An Lộc - Chiu Riu, thì đoạn qua địa bàn thị xã Bình Long hiện còn vướng giải tỏa phần lề đường đất và mương thoát nước tại vị trí của 10 hộ dân khiếu kiện. UBND tỉnh hiện đã phê duyệt chi phí đền bù bổ sung cho 10 hộ dân này, sau đó sẽ bố trí chi trả đền bù, bàn giao phần mặt bằng còn lại cho nhà đầu tư. Đoạn qua huyện Lộc Ninh còn 59 hộ chưa chịu nhận tiền đền bù.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các đơn vị hữu quan phối hợp chặt chẽ và quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Đối với những hộ dân không đồng ý với phương án đền bù, sẽ tiến hành cưỡng chế để ban giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thi công đúng tiến độ./.
Nhật Chiêu