Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án chuẩn bị đầu tư

(CTTĐTBP) - Sáng 19/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi chủ trì họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025 và các dự án đã được bố trí trong kế hoạch vốn năm 2021.
 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hơn 41.131 tỷ đồng, gồm 222 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND tỉnh ngày 2/7/2021. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương gần 5.032 tỷ đồng để thực hiện 22 dự án và nguồn ngân sách địa phương hơn 36.099 tỷ đồng để thực hiện 200 dự án.
 

 
Dau tu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi phát biểu kết luận cuộc họp


Đối với nguồn đầu tư của năm 2021 cho 102 dự án có tổng vốn theo kế hoạch hơn 6.922 tỷ đồng. Tính đến nay đã triển khai thi công 78 dự án, còn 24 dự án chưa triển khai. Trong đó, có 1 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư; 4 dự án chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có 6 dự án và 13 dự án đang tổ chức đấu thầu.

Theo danh mục 48 dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2021-2025 được giao vốn năm 2021 gần 59 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 9,8 tỷ đồng. Trong đó có 7 dự án đã được phê duyệt, 2 dự án thực hiện bước đề xuất dự án gửi bộ, ngành tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt (có vốn ODA); 1 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ và lấy ý kiến báo cáo tiền khả thi; còn lại 38 dự án chủ đầu tư lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh để bố trí vốn đầu tư các dự án của năm 2022 và kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh phê bình nghiêm khắc các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư kém, hạn chế, khảo sát lập dự án chưa sát với thực tế, không chặt chẽ dẫn đến thay đổi, chỉnh sửa nhiều lần… 

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị, chủ đầu tư của 6 huyện, thị xã, thành phố cũng báo cáo khó khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc bố trí vốn, lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, giải phóng mặt bằng nên dẫn đến việc triển khai thi công dự án chậm so với kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, chủ đầu tư trong việc giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn Trung ương năm 2021; thống nhất đề xuất, kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và cho rằng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh là chưa ổn, nhiều dự án kéo dài thời gian do chỉnh sửa nhiều lần. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi nhấn mạnh, khâu chuẩn bị đầu tư là hết sức quan trọng, đề nghị các đơn vị, chủ dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án, nhất là các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2021. Đối với dự án khởi công năm 2022 cần tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để sớm hoàn thiện các thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giải ngân nguồn vốn ngay từ đầu năm./.

Tác giả: Hải Thanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây