Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Hiệu quả dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn?

Hiệu quả dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn?
(CTTĐTBP) – Dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn giai đoạn 1 chỉ mới hoàn thành tuyến kênh chính, chưa có kênh cấp 1 và kênh nội đồng nên chưa thể phục vụ việc tưới tiêu. Công trình chỉ phát huy hiệu quả khi hoàn thành thi công giai đoạn 2 bằng việc hoàn thiện tuyến kênh chính, kênh cấp 1 và hệ thống kênh tưới, tiêu nội đồng.
Dự án hồ thủy điện Cần Đơn. Nguồn ảnh: Internet.
 
Về tiến độ triển khai thực hiện dự án giai đoạn 2, theo Sở NN&PTNT, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án giai đoạn 2 tại Quyết định số 2110 ngày 30/7/2009, với quy mô gồm: 6,498km kênh chính còn lại và toàn bộ hệ thống kênh tưới, tiêu nội đồng. Tuy nhiên, do Bộ NN&PTNT đăng ký vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) chỉ cho giai đoạn 1, nên tỉnh phải báo cáo Chính phủ bổ sung danh mục giai đoạn 2 vào kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2011-2015. Đến tháng 6/2012, kế hoạch vốn giai đoạn 2 mới được giao và đã thực hiện thi công xây lắp kênh cấp 1 của đoạn kênh chính giai đoạn 1, dự kiến sẽ hoàn thành trong mùa khô năm 2014. Kênh chính còn lại và kênh cấp 1 của đoạn kênh chính này đang giải phóng mặt bằng và thiết kế, dự kiến sẽ trao thầu trước tháng 12/2013 và hoàn thành trong mùa khô năm 2015 theo kế hoạch vốn TPCP.
 
Được biết, dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn có nhiệm vụ lấy nước từ hồ thủy điện Cần Đơn để cung cấp nước tưới cho 4.548 ha đất sản xuất nông nghiệp, tiêu úng cho 260 ha thuộc thôn Bàu Dài; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, kết hợp phát triển giao thông cho người dân trong vùng dự án... Quy mô dự án gồm: 17,96 km kênh chính; 32 km kênh tưới cấp 1; 7,2 km kênh tiêu cấp 1; 18 km kênh tưới nội đồng và 4 km kênh tiêu nội đồng./.
Nhật Phong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây