Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh kiểm tra tiến độ 2 dự án

(CTTĐTBP) - Chiều 22-4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ 300 lên 600 giường bệnh và dự án ký túc xá Trường Chính trị tỉnh. Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cùng tham dự.
anh2

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh kiểm tra tiến độ các dự án

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Dương Hoàng Anh Tuấn cho biết, đến nay khối nhà 9 tầng dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ bản hoàn thành phần kết cấu khung sàn, đang hoàn thiện các hạng mục xây tô, thông gió, điều hòa không khí, ốp tường, lát sàn, hệ thống điện nước, thang máy và phòng cháy chữa cháy. Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cơ bản hoàn thành. Đơn vị cung cấp đang lắp đặt, hiệu chỉnh, hướng dẫn quy trình vận hành cho bệnh viện. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiến độ giải ngân vốn chậm so với tiến độ. Từ nay đến cuối năm, ban quản lý dự án tập trung giải ngân hết 65,455 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương đã bố trí khi nhà thầu có khối lượng hoàn thành nghiệm thu. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tổng hợp khối lượng phát sinh trong và ngoài hợp đồng của các gói thầu trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở thanh toán.

Đối với dự án xây dựng ký túc xá Trường Chính trị tỉnh, nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, đến nay, đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến đến tháng 8-2020 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi làm việc, bác sĩ Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề nghị, để dự án nâng cấp, mở rộng bệnh viện đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, công năng, cần bổ sung thêm máy chụp CT, nhà để xe, cải tạo sảnh, sân vườn và cầu nối nối 2 tòa nhà. Đối với dự án ký túc xá Trường Chính trị tỉnh, Phó hiệu trưởng Nguyễn Thanh Thuyên đề nghị điều chỉnh một số hạng mục ở khu sân thượng, bãi đậu xe để đảm bảo không gian và mỹ quan công trình.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá đề nghị đơn vị thi công tăng cường nhân công, đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng bệnh viện trong tháng 6. Đối với dự án ký túc xá Trường Chính trị tỉnh cần xem xét triển khai xây dựng đồng bộ các hạng mục, điều chỉnh một số hạng mục để đảm bảo hiệu quả sử dụng và mỹ quan công trình.
 

anh 1

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh
 

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị, nhà thầu thi công huy động tối đa phương tiện, nhân lực, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 công trình, đảm bảo chất lượng và mốc thời gian theo quy định. Theo đó, đối với dự án nâng cấp, mở rộng bệnh viện, phải hoàn thành tất cả các khâu liên quan đến thi công, lắp đặt thiết bị và hoàn thành các thủ tục nghiệm thu công trình trước 30-8. Dự án xây dựng ký túc xá Trường Chính trị tỉnh, đến 30-7 phải hoàn thành, bàn giao công trình để 1-8 đưa vào vận hành.      

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị, từ tuần thứ 18 trở đi, mỗi tháng 3 lần, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ xây dựng 2 công trình về ban chỉ đạo. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và kiểm tra chất lượng công trình, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cũng như triển khai các gói trang thiết bị đảm bảo cả về chất lượng và tiến độ thực hiện./.

Tác giả: Theo Đài PT-TH&BBP

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây