Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Giải quyết vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng 2 công trình lưới điện 110kV

Giải quyết vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng 2 công trình lưới điện 110kV
(CTTĐTBP) - Ngày 25/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án (BQLDA) Điện lực miền Nam về vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng 2 công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh.

 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 
Tại buổi làm việc, ông Võ Quốc Tuấn - Giám đốc BQLDA Điện lực miền Nam, cho biết: Để giải quyết tình trạng quá tải, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn 2 huyện Chơn Thành và Đồng Phú, Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai đầu tư xây dựng 2 công trình trạm biến áp 110kV tại khu công nghiệp Minh Hưng (Chơn Thành) và huyện Đồng Phú để đóng điện đưa vào vận hành trong năm 2016.
 
Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Minh Hưng có chiều dài 1,8 km, diện tích đất sẽ thu hồi khoảng hơn 4.000m2, dự kiến sẽ khởi công trong tháng 9/2016 với tổng mức đầu tư hơn 63 tỷ đồng. Đối với trạm biến áp 110kV Đồng Phú có kinh phí đầu tư 65 tỷ đồng với chiều dài 350m, dự kiến sẽ thu hồi 5.000m2 đất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, do gặp nhiều vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng nên tiến độ dự án đang bị chậm so với kế hoạch.
 
Đại diện BQLDA Điện lực miền Nam đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho BQLDA phối hợp với UBND huyện Chơn Thành tiến hành kiểm kê, áp giá tạm và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng trước cho đơn vị thi công trong thời gian chờ lập và trình duyệt phương án đền bù công trình. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận thu hồi đất của Công ty cao su Đồng Phú khoảng 3,6 ha giao cho Tổng công ty Điện lực miền Nam xây dựng công trình trạm biến áp 110kV Đồng Phú.
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Hai công trình trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Minh Hưng và Đồng Phú có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển sản xuất, kinh doanh ở các khu công nghiệp và các hộ dân lân cận. Do đó, Phó Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất phương án đền bù giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai, đưa vào sử dụng.
 
Thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV Phước Long - Đồng Xoài
 
Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cũng đã chủ trì họp thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV Phước Long - Đồng Xoài.
 
Mục tiêu của dự án là tiết kiệm điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực thị xã Đồng Xoài, Phước Long, Đồng Phú và huyện Phú Riềng.
 
Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn là Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa ra 2 phương án: Phương án 1 có tổng chiều dài 38,3 km đi qua các phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân (thị xã Đồng Xoài); xã Thuận Lợi, Thuận Phú (huyện Đồng Phú); xã Bình Tân, Long Hưng, Bù Nho, Phú Riềng (huyện Phú Riềng) với tổng đường dây đi qua 125 nhà dân. Phương án 2 là đi qua các xã, phường như trên và 1 phần của huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) với tổng nhà dân mà đường dây đi qua là 223.
       
Sau khi xem xét, các đại biểu dự họp đã thống nhất chọn phương án 1. Vì phương án này có tổng số đường dây đi qua hộ dân ít hơn; hướng tuyến đa phần đi qua khu vực đất trồng cây lâu năm nên thuận lợi cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng./.
 
Nhật Chiêu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây