Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo

Gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo
(CTTĐTBP) - Ngày 29/9, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cùng sở ngành liên quan đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện công trình dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo (xã Bình Minh, Bù Đăng). Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X.

Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Phong (bìa phải) trao đổi với lãnh đạo Sở VH-TT&DL về tiến độ thực hiện các hạng mục công trình.
 
Theo báo cáo của Ban quản lý dự án tại buổi kiểm tra, dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo gồm 7 hạng mục công trình cơ bản. Đến nay, hạng mục công trình sân lễ hội và hệ thống điện nước đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hạng mục nhà đón tiếp được Ngân hàng bưu điện Liên Việt hỗ trợ kinh phí xây dựng và Công ty cổ phần Him Lam là đơn vị thi công, đã hoàn thành 95% khối lượng công việc. Đường giao thông nội bộ đã thi công, đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
 
Đối với hạng mục nhóm tượng mỹ thuật, đơn vị thi công đang triển khai xây dựng một nhóm tượng tại khu vực nhà đón tiếp và 2 nhóm tượng tại khu vực sân lễ hội. Riêng phần đế móng nhóm tượng tại khu vực sân lễ đã được đổ bê tông, đủ điều kiện lắp nhóm tượng. Hạng mục sân thả voi và nhà voi đã hoàn thành công tác san lấp mặt bằng. Hạng mục trồng cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng dọc theo các tuyến đường nội bộ, hiện đã hoàn thành trồng cây tại sân lễ hội, đang tiếp tục triển khai trồng và hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường nội bộ. Hạng mục cuối cùng là nhà làng nghề truyền thống và nhà cấp cho đồng bào dân tộc có công, đơn vị thi công đã hoàn thành phần thô, lợp mái tôn và đang tiếp tục hoàn thiện phần còn lại.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Phong yêu cầu Ban quản lý dự án và các nhà thầu huy động mọi nguồn lực gấp rút thực hiện các hạng mục công trình đúng tiến độ đã cam kết; đồng thời đảm bảo yếu tố về chất lượng công trình để sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, phải tính toán các hạng mục phụ như bãi đỗ xe, bố trí không gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, kỷ vật, khu dành cho ẩm thực với các món ăn đặc sản của người dân tộc bản địa… phải hợp lý, đẹp mắt để phục vụ và thu hút đông đảo du khách tham quan, đảm bảo lễ hội sắp tới diễn ra thành công./.
 
Sỹ Luân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây