Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Văn Minh - ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

Nội dung ý kiến, kiến nghị: 

Cử tri Nguyễn Anh Nhật, Nguyễn Văn Minh - Ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh kiến nghị: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ Ngã ba Liên ngành đến cửa khẩu Hoa Lư có nhiều bất cập. Dự án thi công từng đoạn kéo dài trong nhiều năm vẫn chưa hoàn thành; theo tư vấn thiết kế của dự án là đường thẳng, nhưng khi thi công lại làm theo đường cũ, sai với thiết kế ban đầu; dự án mới đưa vào sử dụng nhưng đã hư hỏng. Đề nghị cơ quan chức năng thông tin để cử tri rõ về các vấn đề trên.

Trả lời: 

Tại Công văn số 1350/BQLDA-DAGT ngày 19/11/2024 Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh trả lời cụ thể như sau:

Dự án Nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ ngã 3 Lộc Tấn đến cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư theo hô sơ thiêt kê ban đầu, đoạn tuyên khoảng 2km từ ngã 3 Liên ngành hướng về cửa khẩu Hoa Lư không bám theo đường QL13 hiện hữu, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhân dân dọc 2 bên tuyến đã có kiến nghị về việc điều chỉnh hướng tuyến bám theo tim đường QL13 hiện hữu (ngày 15/3/2021 nhân dân dọc 2 bên tuyến đã có 03 đơn đề nghị: Ông Nguyễn Minh Châu ngụ ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang; 44 hộ dân ngụ các ấp: Thạnh Trung, Thạnh Cường, Thạnh Biên xã Lộc Thạnh và 14 hộ dân ngụ ấp Hoa Lư, xã Lộc Hỏa). Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường ngày 22/3/2022, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, các Sở ngành và địa phương kiến nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh đoạn tuyến trên theo hướng bám theo tim đường QL13 hiện hữu nhằm giảm thiểu chi phí bồi thường, hỗ trợ cho dự án; tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng cũng như góp phần ổn định cuộc sống của các hộ dân sinh sống dọc 2 bên tuyến. Trên cơ sở kiến nghị của Ban QLDA, các Sở ngành và địa phương, UBND tỉnh đã thống nhất điều chỉnh hướng tuyến của đoạn tuyến trên tại Thông báo số 68/TB-UBND ngày 22/3/2022 làm cơ sở để các bên có liên quan thực hiện điều chỉnh hướng tuyến theo quy định và tuyến đường đã được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế điều chỉnh đã được phê duyệt (nội dung điều chỉnh hướng tuyến đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh thông tin đến nhân dân dọc 2 bên tuyến và thông tin đến cử tri Nguyễn Anh Nhật tại văn bản số 220/BQLDA-KTTĐ ngày 28/3/2022).
 
Dự án đã thực hiện thi công hoàn thành đối với các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng với chiều dài 10,5km/12,5km, đoạn tuyến còn lại khoảng 2,0km chưa được bàn giao mặt bằng, hiện Trung tâm PTQĐ huyện Lộc Ninh đang khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân để sớm bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành công trình. Trong quá trình thi công, trên tuyến xuất hiện một số vị trí hư hỏng cục bộ, các vị trí hư hỏng cục bộ này đã được đơn vị thi công thực hiện sửa chữa, khắc phục hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây